\section{Projektorganisation}
\subsection{Organisationsform}
Aufgrund unsere Erfahrungen mit einer Vielzahl von Projekten wählen wir hier die
Organisationsform \textit{In der Linie}\, da wir hier kurze Kommunikationswege und
dadurch schnelle Reaktionen garantieren können. Zudem muss das Personal nicht
neu organisiert werden und ist damit sofort startbereit.

\subsection{Vorgehensmodell}
Die Wahl des Vorgehensmodells fiel auf SCRUM, da unsere Mitarbeiter dieses Modell
bereits kennen und dadurch wiederum eine kurze Einarbeitungsphase gegeben ist.
Zudem kann schnell auf Probleme oder neue Funktionen und Aufgabenstellungen
reagiert werden. Die Transparenz für den Auftraggeber wird durch die Anwesenheit
und Mitarbeit bei den wöchentlichen Meetings garantiert.

\begin{figure}[h]
	\centering
	\includegraphics[width=10cm]{img/scrum.jpg}
	\label{Scrum-Schema} \caption{Scrum-Schema}
\end{figure}
\newpage
\subsection{Phasenmodell}
\renewcommand{\arraystretch}{0.9}
\begin{table}[!h]
  \centering
  \begin{tabular}{|l|l|p{5cm}|}
    \hline
    \textbf{Projektphase} & \textbf{Dauer} & \textbf{Beteiligte}\\
    \hline
    Projektstart & 26.11.2011 2 Tage & Auftraggeber und Teammitglieder\\
    \hline
    Anforderungsanalyse & 1 Wochen & Auftraggeber, Designteam, Projektleiter\\
    \hline
    Design & 2 Wochen & Designteam, Psychologen / Usability Engineer\\
    \hline
    Entwicklung & 4 Wochen & Entwicklungsteam\\
    \hline
    Inbetriebnahme beim AG & 1 Wochen & Entwicklungsteam\\
    \hline
    Anpassung & 1 Woche & Entwicklungsteam, Administratoren\\
    \hline
    Testphase & 2 Wochen & Testteam von Auftraggeber\\
    \hline
    Produktivsetzung & 1 Woche & Entwicklungsteam\\
    \hline
    Benutzerhandbuch & 2 Wochen & Technische Redaktion, Entwicklungsteam\\
    \hline
    Endabnahme & 1 Woche & Projektleiter, Auftraggeber\\
    \hline
  \end{tabular}
  % \caption{<+Caption text+>}
  % \label{tab:<+label+>}
\end{table}
\newpage
\subsection{Aufwandsabschätzung}
\renewcommand{\arraystretch}{0.9}
\begin{table}[!h]
  \centering
  \begin{tabular}{|p{8cm}|c|c|}
    \hline
    \textbf{Leistung} & \textbf{Aufwand in PT} & \textbf{Aufwand in \euro{}}\\
    \hline
    \textbf{Projektstart} & \textbf{2} & 2.000\euro{}\\
    Zusammenstellung und Organisation der Teams & 2 & \\
    \hline
    \textbf{Anforderungsanalyse}        & \textbf{10} & 10.000\euro{}\\
    Analyse vorhandener Hardware        &  2  & \\
    Analyse benötigter Hardware         &  3  & \\
    Analyse der benötigten Verbindungen &  3  & \\
    Analyse der benötigten Zertifikate  &  2  & \\
    \hline
    \textbf{Design}                          & \textbf{20} & 20.000\euro{}\\
    Entwurf des Hardwaredesigns              &  5  & \\
    Entwurf der Programmbedienung            & 10  & \\
    Entwurf der Kommunikationsschnittstellen &  5  & \\
    \hline
    \textbf{Entwicklung}       & \textbf{40} & 40.000\euro{}\\
    Hardwaredesign              & 10 & \\
    Backend                     & 10 & \\
    Programmbedienung            & 10 & \\
    Kommunikationsschnittstellen & 10 & \\
    \hline
    \textbf{Inbetriebnahme}                  & \textbf{10} & 10.000\euro{}\\
    System auf Webserver                     & 4 & \\
    Softwaretests unter betrieblichen Bedingungen     & 3 & \\
    Kommunikationsschnittstellen & 3 & \\
    \hline
    \textbf{Anpassung}                              & \textbf{5} & 5.000\euro{}\\
    Software an betriebliche Umgebung & 5 & \\
    \hline
    \textbf{Produktivsetzung}                   & \textbf{5} & 5.000\euro{}\\
    Online-Portal für Mitarbeiter bereitstellen & 5 & \\
    \hline
    \textbf{Benutzerhandbuch}       & \textbf{10} & 10.000\euro{}\\
    Dokumentation der Software      & 5 & \\
    Erstellen des Benutzerhandbuchs & 5 & \\
    \hline
    \textbf{Endabnahme} & \textbf{5} & 5.000\euro{}\\
    Endabnahme durch Auftraggeber & 5 & \\
    \hline
    Support & Flatrate & 24.000\euro{}\\
    \hline
    \textbf{Gesamtsumme} & \textbf{107} & \textbf{131.000\euro{}}\\
    \hline
  \end{tabular}
  % \caption{<+Caption text+>}
  % \label{tab:<+label+>}
\end{table}
\newpage
\subsection{Projektstrukturplan}
\vspace{2em}
\begin{figure}[h]
  \centering
  \includegraphics[width=16cm]{img/psp-graph}
\end{figure}

\section{Preisblatt}
Berechnung für die ersten 12 Monate:
\begin{table}[!h]
  %\centering
  \begin{tabular}{|l|l|}
    \hline
    \textbf{Leistungen:} & \textbf{Preis/Monat}\\
    \hline
    Entwicklungskosten & 11.000\euro{}\\
    \hline
    Serverkosten & 15.000\euro{}\\
    \hline
    Sonstige Fixkosten & 10.000\euro{}\\
    \hline
    \hline
    \textbf{Gesamtkosten} & \textbf{36.000\euro{}}\\
    \hline
  \end{tabular}
  % \caption{<+Caption text+>}
  % \label{tab:<+label+>}
\end{table}
\\
Bei der Vereinbarung einer Verlängerung um 12 Monate wird ein einmaliger Rabatt
von \textbf{15\%} eingeräumt. Der monatliche Betrag beläuft sich dann auf
\textbf{30.000\euro{}}.

